Actuaciones


 * __ACTUACIONES PROGRAMA ARCE: PLAN DE TRABAJO-CALENDARIO __**

- Definir acuerdos: pautas comunes de actuación (procedimientos). - Gestión del proyecto: ajustar cronograma primer año. || Coordinación || Herramientas TIC: Plataforma, wiki, videoconferencia… || Espacio virtual || Septiembre-1ª quincena Octubre 2011 ||  || - Iniciar actividades de coordinación del proyecto (intercambio información). - Evaluación inicial del proceso. - Elaboración de documentos: protocolos actuación. || Coordinación Asesorías || Herramientas TIC: Plataforma, wiki, videoconferencia… || Espacio virtual || 2ª quincena Octubre- Diciembre 2011 ||  || **(COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL) ** || - Acordar agenda y dinámica de trabajo de la primera movilidad. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Intervenciones específicas (cada CEP): actividad formativa y actuaciones específicas. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Información a los/as participantes. || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Comisión coordinación proyecto global (2 personas) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Reuniones de trabajo || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Presencial Madrid || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Enero 2012 (2 días) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Calcular coste visita || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">MOVILIDAD 1 ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Jornadas formativas: intercambio experiencias. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Análisis particularidades de cada CEP: proceso detección necesidades formativas, intervención en los centros y evaluación del proceso. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Revisión proyectos individuales y global: coherencia entre los procesos y resultados previstos. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Concretar actuaciones proyecto: modelos de intervención en formación y herramientas de diagnóstico. || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Coordinación <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Equipo asesor completo <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Expertos: personal externo || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Jornadas formativas asesorías <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Reuniones de trabajo || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">CEP Priego-Montilla || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Febrero 2012 (4 días) ||  ||
 * || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">¿QUÉ? ** || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">¿QUIÉN? ** || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">¿CÓMO? ** || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">¿DÓNDE? ** || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">¿CUÁNDO? ** || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">¿CUÁNTO? ** ||
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE PREVIA ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Concretar medios TIC (comunicación y trabajo): plataforma, google docs, wiki, conferencia, etc.
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE INICIAL ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Puesta en marcha herramientas TIC.
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO **
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO 1 **
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO 1 **

**<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Ajustes al proyecto. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Elaboración de herramientas de detección de necesidades formativas. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Creación de documentación para analizar la situación de los centros educativos en relación a su trabajo en CCBB. || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Coordinación <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Asesorías || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Herramientas TIC: Plataforma, wiki, videoconferencia… || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Espacio virtual || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Marzo-Mayo 2012 ||  || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">MOVILIDAD 2 ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Puesta en común y discusión de los materiales elaborados. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Analizar utilización medios TIC como herramientas de comunicación (optimización). - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Informe de seguimiento: análisis particularidades y adecuación al proyecto global. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Valoración del estado del proyecto: evaluación de proceso. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Definir actuaciones con profesorado: curso 2011-12. || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Coordinación <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Asesorías (7 personas) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Reuniones de trabajo || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">CEP Inca (Mallorca) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Junio 2012 <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">(4 días) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Calcular coste visita || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">(COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN INTERMEDIA) ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Acordar agenda y dinámica de trabajo de la 2ª fase de intervención: trabajo de asesorías y con profesorado. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Adecuación de las actuaciones del proyecto global a la particularidad de cada CEP. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Informar participantes: asesorías y profesorado. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Revisión informe de seguimiento. || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Comisión coordinación proyecto global (2 personas) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Reuniones de trabajo || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Presencial Madrid || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Septiembre 2012 (2 días) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Calcular coste visita ||
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO 1 **
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO 2 **
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO 2 **

**<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Puesta en marcha actuación en centros educativos: adecuación al nivel de desarrollo en competencias básicas. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Generar red centros intercomunidades. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Ajustes al proyecto. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Puesta en marcha herramientas TIC a utilizar por centros educativos: plataforma, etc. || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Coordinación <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Asesorías <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Profesorado || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Herramientas TIC: Plataforma, wiki, videoconferencia… (asesorías) <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Curso formativo / PFC / plataforma (profesorado) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Espacio virtual || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Octubre2012-Enero 2013 ||  || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">MOVILIDAD 3 ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Análisis actuaciones en centros educativos: asesorías y profesorado. Intercambio de experiencias. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Ajustes al proyecto. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Analizar utilización medios TIC como herramientas de comunicación (optimización): profesorado. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Concretar acciones y actividades de continuidad. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Analizar y valorar los medios de difusión del proyecto (optimización). || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Coordinación <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Asesorías (8 personas) <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Profesorado (6 personas) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Jornada formativa <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Reuniones de trabajo (asesorías / profesorado / conjuntas) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">CEP Abona (Tenerife Sur) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Febrero 2013 (4 días) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Calcular coste visita ||
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO 2 **
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO 2 **

**<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: DIFUSIÓN ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Elaborar y difundir material y documentación generada. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Recabar información para evaluación final proyecto. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Planificar y organizar las Jornadas de intercambio de buenas prácticas educativas. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Continuación al trabajo desarrollado en los centros educativos. || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Coordinación <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Asesorías <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Profesorado || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Herramientas TIC: Plataforma, wiki, videoconferencia… (asesorías) <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">PFC / plataforma (profesorado) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Espacio virtual || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Marzo-1ª quincena Mayo 2013 ||  || **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">MOVILIDAD 4 ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Análisis materiales y plataforma difusión. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Realización Jornadas de intercambio de buenas prácticas educativas. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Conclusiones experiencia: asesorías y profesorado. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Evaluación final programa. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Establecer cauces de continuidad en comunicación (asesorías y centros educativos). || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Coordinación <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Asesorías <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Profesorado || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Jornada formativa <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Reuniones de trabajo (asesorías / profesorado / conjuntas) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">CEP Priego-Montilla || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">2ª quincena Mayo 2013 ||  || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Envío documentación necesaria a Ministerio. - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Informe final a participantes (centros educativos y asesorías). - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Difusión del proyecto. || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Centro coordinador proyecto || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Herramientas TIC: Plataforma, wiki, videoconferencia… (asesorías) <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">PFC / plataforma (profesorado) || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Espacio virtual || <span style="display: block; font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px; text-align: center;">Junio-Julio 2013 ||  ||
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">FASE DE DESARROLLO 2 **
 * **<span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 15px;">MEMORIA FINAL ** || - <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 13px;">Realización memoria final.